UBND HUYỆN VÂN CANH

https://vancanh.binhdinh.gov.vn

Ban tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân bị ảnh hưởng do giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Becamex trên địa bàn huyện họp đánh giá kết quả phối hợp tuyên truyền, vận động, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Khu Công nghiệp

Quang cảnh hội nghị
       Sáng ngày 14/02/2023, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Ban tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân bị ảnh hưởng do giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Becamex trên địa bàn huyện (gọi tắt là Ban Tuyên truyền, vận động huyện) đã chủ trì cuộc họp Ban Tuyên truyền, vận động huyện để chỉ đạo, triển khai một số nhiệm vụ nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Becamex VSIP Bình Định tại xã Canh Vinh. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định, đại diện Công ty Becamex Bình Định, các Phó Trưởng ban và các thành viên Ban tuyên truyền theo Quyết định số 259-QĐ/HU ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Huyện ủy Vân Canh.
      Theo báo cáo của đồng chí Nguyễn Công Bình, Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Trần Văn Bài, Chủ tịch UBND xã Canh Vinh, đại diện Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định, Công ty Becamex Bình Định và các thành viên dự họp về tình hình phối hợp, thực hiện Dự án Becamex Bình Định trên địa bàn xã Canh Vinh. Trong thời gian qua, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định tại xã Canh Vinh đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, sự tích cực, chủ động của Ban giải phóng mặt bằng tỉnh và Nhà đầu tư; cấp ủy, chính quyền huyện Vân Canh cũng đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương và Ban Tuyên truyền, vận động huyện phối hợp tích cực thực hiện các bước trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện dự án. Kết quả, sau 03 năm triển khai thực hiện dự án, đến nay đã giải phóng mặt bằng diện tích 1.307 ha/1.425 ha, tổng số tiền đã bồi thường là 398 tỷ đồng; đã hoàn thành kiểm kê đạt 100%; diện tích Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã bàn giao cho Công ty Becamex Bình Định là 10.437.573,5m2; khối lượng công việc còn lại là 122,4 ha chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho một số hộ dân và tổ chức bị ảnh hưởng do GPMB để thực hiện dự án.
       Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án còn gặp những khó khăn, vướng mắc như: Một bộ phận Nhân dân chưa chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về bồi thường, giải phóng mặt bằng; một số cán bộ, đảng viên hoặc thân nhân cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật về đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, gây khó khăn cho chính quyền các cấp; nhiều trường hợp đã nhận tiền đền bù nhưng không chịu bàn giao mặt bằng, di dời mồ mả; nhiều trường hợp mặc dù được tuyên truyền vận động nhiều lần nhưng cương quyết không nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng, cố tình chây ỳ không chấp hành; một số trường hợp tranh chấp đất đai trong nội bộ gia đình, dòng họ vì giá trị thửa đất cao; một số trường hợp thực hiện mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất sang nhiều người dẫn đến kéo dài trong việc nhận tiền bồi thường; mặt khác công tác quản lý đất đai ở địa phương chưa chặt chẽ, hồ sơ, dữ liệu lưu trữ, thiết lập bản đồ địa chính chính quy chưa kịp thời gây khó khăn trong việc xác minh nguồn gốc đất, quá trình sử dụng, xây dựng…; hơn nữa, một số quy định về bồi thường, hỗ trợ hiện nay còn chưa phù hợp với tình hình thực tế (diện tích thu hồi so với hạn mức giao đất để được bồi tái định cư) và có những quy định buộc phải thực hiện tốn nhiều thời gian (xác định hộ sản xuất nông nghiệp để được hỗ trợ chuyển đổi nghề)….
 

      Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực hiện đạt mục tiêu giao mặt bằng dự án Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định trước ngày 31/6/2023 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định, đồng chí Lương Đình Tiên, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Ban Tuyên truyền, vận động huyện đã đã ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thời gian qua và yêu cầu các thành viên Ban Tuyên truyền, vận động huyện, Đảng ủy, UBND xã Canh Vinh cần xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trước mắt, đồng thời phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, phối hợp với Nhà đầu tư, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung vận động có trọng tâm, trọng điểm từng trường hợp cụ thể, nhằm giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các khu vực cấp thiết cần giải quyết gấp để giao trả mặt bằng theo yêu cầu; giao trách nhiệm cho các Tổ tuyên truyền, vận động huyện chủ động xây dựng kế hoạch, lịch làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và bàn biện pháp, phương pháp, thời gian, địa điểm để tiến hành tổ chức tuyên truyền, vận động hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án, và nhất là phải đặt ra mục tiêu và thời gian hoàn thành cụ thể để phấn đấu thực hiện; đồng chí cũng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn, thể huyện, Đảng ủy, UBND xã Canh Vinh trên cơ sở danh sách các trường hợp chưa nhận tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án do Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, Công ty Becamex Bình Định cung cấp, rà soát, nắm chắc danh sách cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thuộc quyền quản lý của cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể các cấp để từ đó xây dựng phương án, kế hoạch tuyên truyền, vận động, thuyết phục phù hợp; trường hợp vượt thẩm quyền giải quyết có báo cáo gửi cho Ban Tuyên truyền, vận động huyện. Đối với trường hợp là viên chức ngành giáo dục, giao Phòng GD và ĐT nắm thông tin cụ thể các trường hợp cần vận động, khẩn trương làm việc với Hiệu trưởng các trường có liên quan, chi bộ trực thuộc để có biện pháp vận động, thuyết phục các trường hợp này phải gương mẫu chấp hành chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án…./.
 

Nguồn tin: Lê Thị Thu Vân, Văn phòng HĐND và UBND huyện Vân Canh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây